\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Formulación y Evaluación de Proyectos}
\author{Rodríguez Rey, Julio César}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\section*{Resumen}
El libro Formulación y Evaluación de Proyectos ofrece una guía integral, metodológica y estructurada para el diseño, análisis y ejecución de iniciativas de inversión. A través de sus diferentes capítulos, la obra desglosa de manera didáctica las etapas indispensables para transformar una idea inicial en un sistema productivo viable y económicamente rentable. En su primer capítulo, el texto introduce los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos, diferenciando claramente entre las fases de formulación, implementación y operación. Además, enseña herramientas prácticas para el diagnóstico, como el árbol de problemas y de objetivos, junto con técnicas de planificación temporal como el diagrama de Gantt y la estructura de desglose de trabajo (WBS). A nivel jurídico, el libro detalla el estudio legal necesario antes de iniciar cualquier actividad. Analiza las diversas formas societarias (tales como SRL, SA y SAS) y enfatiza la importancia de los requisitos regulatorios transversales para evitar contingencias en áreas laborales, ambientales, de defensa del consumidor y propiedad intelectual. El estudio de mercado constituye otro de los pilares de la obra, combinando metodologías tradicionales con nuevas tendencias tecnológicas, análisis de datos e inteligencia artificial. Aquí se enseña a evaluar minuciosamente la oferta, la demanda insatisfecha, las estrategias de fijación de precios y los canales de distribución más adecuados. Seguidamente, el estudio técnico profundiza en la ingeniería del proyecto, abarcando decisiones críticas sobre la capacidad instalada, la localización y el diseño de la planta (layout), la selección de tecnología, los planes de mantenimiento y los estrictos protocolos de higiene y seguridad industrial. Por último, el libro explora la dimensión cuantitativa a través de los estudios económicos y financieros. Explica cómo estructurar las inversiones iniciales y el capital de trabajo, cómo clasificar los costos fijos y variables, y cómo calcular el punto de equilibrio para garantizar la rentabilidad operativa. Asimismo, introduce conceptos financieros vitales para la evaluación, como el costo de oportunidad y el valor del dinero a través del tiempo. En síntesis, se presenta como un manual técnico sumamente completo e indispensable para emprendedores, ingenieros y evaluadores que buscan minimizar riesgos y maximizar el éxito de sus proyectos.

\section*{Palabras clave}
Organización y gestión, Técnica Administrativa, Diseño de proyectos

\section*{Keywords}
Organization and management, Management techniques, Project design

\section*{BookIA}
\url{www.cyta.com.ar/bookia/bookia.php?id=8}
\section*{Curación del documento}
\url{}
\vfill
\hrule
\small{Documento generado con asistencia de IA — ChatGPT OpenAI — integrado en CyTA Bookia \\ \texttt{https://www.cyta.com.ar/bookia/}}

\end{document}
